ADMINISTRACION+DE+TAREAS+Y+DEPENDENCIAS.

= ADMINISTRACION DE TAREAS Y DEPENDENCIAS. =  = Descripción de las dependencias de tareas = Una dependencia de tarea es una relación entre dos tareas en las que una tarea depende de la llegada de otra tarea a fin de comenzar. Usted puede establecer dependencias en Equipo Administrador de tareas para reflejar las cuestiones de la vida real, ajustando automáticamente las fechas de inicio y final para que las tareas no se programará en los momentos en que no se puede trabajar o completados. Dependencias se pueden crear entre dos o más tareas, las tareas y los grupos de tareas o entre dos o más grupos de trabajo. El Administrador, Administrador de Secundaria, jefes de proyecto y usuarios con permisos de los miembros de alimentación puede crear dependencias.

Importancia de las dependencias de tareas
dependencias de tareas le ayudará a decidir cuando una tarea se puede iniciar. Por ejemplo, una habitación no se puede pintar hasta que las paredes están en su lugar. A su vez, los paneles de yeso no se puede instalar hasta que la tubería se haya completado. Con el equipo el Administrador de tareas, puede especificar que una determinada tarea puede comenzar después de una o varias otras tareas se han completado. En el equipo de Administrador de tareas, las fechas se ajustan automáticamente sobre la base de las dependencias. Por ejemplo, en el desarrollo de software, ¿qué pasa si un retraso inesperado en la fase de análisis inicial? Todas las fases depende necesidad de ser pospuesta por una duración determinada. Equipo Administrador de tareas se ajusta automáticamente las tareas dependientes en cuanto el primero se extiende. Esto ayuda a resolver los problemas de gestión de tareas sin esfuerzo.

Vocabulario
En cualquier relación de dependencia, habrá una //predecesor// y una //sucesor//. > > = Para editar o eliminar una dependencia entre tareas = Puede cambiar el tipo de dependencia de fin a comienzo o de inicio a fin. En el caso, una tarea ya no depende de otra tarea a realizar, puede quitar la dependencia. >  > Cuando un usuario crea una dependencia, que será un **Fin a comienzo** la dependencia. Puede cambiar el tipo de dependencia, haciendo doble clic en el enlace que conecta dos tareas en el ** [|Diagrama de Gantt] **. Un **Tarea de dependencia** Aparecerá el diálogo que muestra las tareas predecesoras y sucesoras del enlace seleccionado. Desde el **Tipo** menú desplegable, puede cambiar el tipo de dependencia. Para eliminar la dependencia, haga clic en el botón de eliminar. > Si desea ver todos los datos relacionados con la dependencia de una tarea, haga clic derecho sobre la tarea y haga clic en la opción de dependencia. En el **Información de la tarea de dependencia** de diálogo, la lista de su predecesor (s) para la tarea seleccionada y su tipo de dependencia en la pantalla. Usted puede agregar, editar y eliminar de su predecesor (s) para la tarea seleccionada. También puede cambiar la duración de la tarea y eliminar la dependencia. > > = Circular de dependencia = dependencia de la Circular es un escenario que no está permitido en el Administrador de tareas del equipo. Se produce cuando se intenta crear dependencias entre tareas que no son lógicamente posibles. > A continuación se mencionan dos ejemplos: >> En resumen, no se puede crear un [|**tarea de la dependencia**] de un sucesor al predecesor. > = La dependencia no es válido = La **La dependencia no es válido** escenario se produce cuando se intenta agregar una dependencia de una tarea pendiente para una completa. En este caso, no se puede crear una dependencia entre tareas de **Tarea 2** (Pendiente) para **Tarea 1**(Terminado). >  > <span style="font-size: 10pt; margin-bottom: 15px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 1em; text-align: justify;">Hay varios //La dependencia no es válido// escenarios:
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">**Predecesor** : Una tarea que debe comenzar o finalizar antes de que otra tarea en marcha y se completó. Aquí, "Tarea **Un**"Debe ser completado antes de" Tarea**B** "Se puede iniciar.<span style="font-size: 10pt; margin-bottom: 15px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 1em; text-align: justify;">[[image:http://www.deskshare.com/lang/sp/help/ttm/Predecessor.png align="baseline"]]
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">**Sucesor** : Una tarea que no puede ser iniciado o completado hasta que la tarea se inicia a principios o finales. Aquí, "Tarea **B** "No se puede iniciar hasta que aparezca 'Tarea **Un** "Se ha completado.<span style="font-size: 10pt; margin-bottom: 15px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 1em; text-align: justify;">[[image:http://www.deskshare.com/lang/sp/help/ttm/Successor.png align="baseline"]]
 * 1) <span style="line-height: 20px; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; text-align: justify;">**Tarea 2** No se puede iniciar debido a que depende de **Tarea 1** hasta el final. En este caso, no se puede crear una dependencia entre tareas de **Tarea 2** a **Tarea 1** . <span style="font-size: 10pt; margin-bottom: 15px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 1em; text-align: justify;">[[image:http://www.deskshare.com/lang/sp/help/ttm/CyclicDependency2.png align="baseline"]]
 * 1) <span style="line-height: 20px; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; text-align: justify;">**Tarea 1** depende de la **Tarea 2** que depende de la **Tarea 3**  (Véase la figura anterior). En este caso, no se puede crear una dependencia entre tareas de **Tarea 3** a **Tarea 1**.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">No se puede crear una dependencia entre dos proyectos.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">Dependencias entre proyectos y tareas no están permitidos.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">No se puede establecer la misma tarea que un predecesor y sucesor.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">No se puede vincular una tarea predecesora a la tarea sucesora mismo dos veces.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">Archivado tareas no puede tener dependencias.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">Un grupo de trabajo no puede depender de uno de sus subtareas.
 * <span style="font-weight: normal; url(http: //www.deskshare.com/images/bullet-arrow_nobg.gif); list-style-type: none; margin-bottom: 5px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; position: relative; text-align: justify; text-decoration: none;">Una tarea no puede depender de uno de sus grupos de tareas.